الأمين العام للعتبة العلوية:

الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح الرواقين الجنوبي والشمالي في جزء الزيارة والعبادة بمشروع صحن فاطمة (ع)

أعلن الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة سماحة السيد نزار هاشم حبل المتين، قرب افتتاح الرواقين الجنوبي والشمالي التابعين الى جزء الزيارة والعبادة في مشروع التوسعة الغربية – صحن فاطمة (عليها السلام)، ليكونا في خدمة زائري مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) مع اقتراب حلول فصل الصيف، اضافة الى وضع الرواقين ضمن الخطط المستقبلية المسبقة لتقديم الخدمات للزائرين خلال زيارة الأربعين القادمة.

رمز الخبر: ۴۲۸۷۴۲

التاریخ: ۱۲ خرداد ۲۰۱۷ - ۱۸:۰۶

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية الاسبوعية في المشروع برفقة رئيس دائرة المهندس المقيم من العتبة العلوية والكوادر الهندسية التخصصية في شركة الكوثر المنفذة للمشروع.

وقال السيد حبل المتين في تصريح للمركز الاعلامي للعتبة المقدسة "ضمن المتابعة الاسبوعية المستمرة لمراحل الانجاز الحاصلة في مشروع التوسعة الغربية – صحن فاطمة (سلام الله عليها)، لاحظنا تواصل وتيرة العمل والانجاز والتقدم في مختلف أرجائه المباركة".

وأكد السيد حبل المتين، ان "العمل يتواصل في سرداب الصحن الشريف وقد وصلت نسبة الانجاز الى ما يقارب ال70% فيما يخص أعمال المرمر في السقوف والأرضية، فيما نأمل أن تكون نهاية الاسبوع الحالي افتتاح الرواقين الشمالي والجنوبي لجزء الزيارة والعبادة ليتم افتتاحهما لخدمة الزائرين الكرام بالخصوص مع اقتراب موسم فصل الصيف.

وأضاف "واجهة مراحل الانجاز بعض المعوقات المتمثلة بتأخير دخول السيارات المحملة بالمرمر للمشروع في الحدود مما أدى الى تأخير مرحلة الانجاز الخاصة بأعمال المرمر لمدة تجاوزت ال30 يوماَ وقد تم من خلال تواصلنا مع الحكومة المحلية في واسط من دخول بعض السيارات المحملة بالمرمر".

وتابع "كما ناقشنا مع الشركة المنفذة ومسؤولي الأقسام ذات العلاقة التحضير والتهيؤ لزيارة الأربعين القادمة لتقديم أفضل الخدمات وسبل الراحة للزائرين الكرام ".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)